Charlie
Chaplin | Espace
Musée | Partenaires
| Sponsors
| Presse

Accueil |
Contacts
| Liens

Le
Manoir de Ban |  Le
concept |  Le
parcours |  Historique |
Les
études

Sept années
d’études, de consultations et de développement.
Une concertation
qui a conduit à un partenariat solide.
Des partenaires
en mesure de réaliser un projet haut de gamme.

Été 2000 / IDÉE - CONSULTATIONS
Les sociétés ARCO Architecture
et Conseils SA (Suisse) et Expérience International (Canada) proposent à
des membres de la famille Chaplin un projet de musée dédié à Charlie
Chaplin et à son œuvre. Ce projet fait l’objet de consultations auprès des
autorités communales et des partenaires commerciaux détenteurs des droits
liés à la commercialisation de l’image Chaplin.

Octobre 2000 /
VOCATION DU DOMAINE DE BAN

Le Domaine de Ban attire l’attention
d’intérêts privés. La crainte de sa vente à des intérêts étrangers inspire
aux auteurs du projet l’idée d’un parcours, plus intime et plus sensible,
sur mesure pour le Domaine de Ban.

Novembre 2000 / CONCERTATION
FAMILIALE
Les auteurs du projet et les propriétaires du Domaine de Ban
(Michael, Eugène, Victoria et Christopher Chaplin) conviennent de donner
la priorité à la transformation du lieu en espace muséographique de
préférence à toute autre option, évitant la vente potentielle du domaine à
des intérêts privés et répondant ainsi à un désir de longue date des
enfants Chaplin de voir le site dédié à la mémoire de leur père. Michael,
Eugène, Victoria et Christopher Chaplin initient, de concert avec les
auteurs du projet, les procédures visant à créer la Fondation du Musée
Charlie Chaplin.

Décembre 2000 / DÉPÔT D’UN DOCUMENT
D’ORIENTATIONS MUSÉOGRAPHIQUES
Les auteurs soumettent à la famille les
orientations muséographiques d’un projet qui fait du Domaine de Ban le
site d’un parcours audacieux destiné à une clientèle touristique
internationale.

Début 2001 / ANALYSES FISCALES ET
LÉGALES
Analyse des
incidences fiscales et légales de la création de la Fondation du Musée
Charlie Chaplin et du transfert de la propriété du domaine vers cette
dernière.

Printemps 2001 / DROITS ET CONVENTIONS
Des
consultations sont effectuées avec les membres de la famille Chaplin, de
même qu’avec l’Association Chaplin et les sociétés responsables des droits
afférents à l’utilisation de la marque Chaplin. Les auteurs du projet, les
propriétaires du Domaine de Ban et l’Association Chaplin élaborent les
conventions relatives à la mission de la future Fondation, aux conditions
de vente du domaine, de même qu’aux droits susceptibles d’être accordés
aux auteurs et gestionnaires futurs du site.

10 avril 2001 /
CRÉATION DE LA FONDATION
Création de la Fondation du Musée Charlie
Chaplin sur laquelle siègent quatre membres de la famille, des
représentants des quatre communes de proximité, les deux auteurs du projet
et des personnes cooptées en raison de leur engagement socio-économique
régional.

Juin 2001 / ADOPTION DU CONCEPT
Adoption, par la
Fondation du Musée Charlie Chaplin, d'un projet muséographique d'ensemble
: « L'Espace Musée Charlie Chaplin ».

Été 2001 / ACCORD
PRÉLIMINAIRE DU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Présentation du
concept général d'implantation des composantes architecturales et
muséographiques au Service de l'Aménagement du Territoire (SAT). Obtention
d'un accord préliminaire.

Hiver 2001 / DROITS ET TRANSFERT DE
PROPRIÉTÉ
Négociation des conventions devant favoriser la mise en
place du projet muséographique : reconnaissance des droits afférents aux
auteurs du projet, promesse de vente du domaine à la Fondation,
reconnaissance de droits d’utilisation de la marque Chaplin aux fins du
projet muséographique.

Hiver 2002 / DÉMARCHAGE

Promotion du projet
auprès d’instances publiques et privées en vue de susciter des appuis
techniques et financiers, de même que l’intérêt et le sponsoring  de
partenaires de qualité sensibles aux attributs spécifiques du site et de
son histoire.

Février 2002 / PUBLICATION DES ÉTUDES

Publication des études de faisabilité et de marché relatives au
projet. Présentation des études et du concept aux autorités communales de
la région.

Printemps 2002 / ENTENTES DE
COLLABORATION

Ententes de collaboration entre la Société immobilière
propriétaire du Domaine de Ban, l’Association Chaplin, la Fondation du
Musée Charlie Chaplin et les auteurs du projet.

Juin 2002 /
COMMISSION INTERCOMMUNALE
Création de la commission intercommunale
chargée d'analyser les paramètres du projet (Groupe de travail sur
l'Espace Musée Charlie Chaplin). Commande, par les communes de proximité,
de deux audits externes sur les études de faisabilité et de marché, de
même que sur le concept muséographique.

Été 2002 / ANALYSE
CANTONALE

Négociation avec les autorités communales, cantonales et fédérales en
vue d’une participation du secteur public au développement du projet.

Octobre 2002 / CONSULTATIONS ET AUDITS
Séances d'information
des autorités communales sur les orientations du projet. Dépôt des études
et audits externes réalisées pour le compte des communes de la région : un
audit relatif à l’étude de faisabilité et de marché et un audit relatif au
projet muséographique.

21 novembre 2002 / ENGAGEMENT
COMMUNAL

Vote de la Commune de Corsier-sur-Vevey sur l'appui au projet et
l'octroi du cautionnement d'un prêt de CHF 7 millions permettant à la
Fondation du Musée Charlie Chaplin de se porter acquéreur du Domaine de
Ban.

Avril 2003 / ACQUISITION DU DOMAINE DE BAN
La Fondation
du Musée Charlie Chaplin devient propriétaire du Domaine de Ban, grâce au
cautionnement consenti par les quatre communes de la région immédiate de
Corsier-sur-Vevey.

Septembre 2003 à août 2004 / PLAN DE
QUARTIER

Série d’études approfondies menant à la définition du Plan de Quartier
: analyse topographique du site, impacts environnementaux, études de
circulation, intégration des parkings, protection et valorisation des
espaces verts.

Juillet 2004 / ADHÉSION DE LA COMMUNE

Adoption du Plan de Quartier par la Commune de Corsier-sur-Vevey.

Août 2004 / ADHÉSION DU DISTRICT

Adhésion de six communes
du district de Vevey au plan de cautionnement déjà entériné par les quatre
communes de proximité.

26 août 2004 / DÉPÔT DU PLAN DE QUARTIER

Dépôt du Plan de Quartier au Service d'Aménagement du Territoire du
Canton de Vaud pour examen préalable devant conduire à un pré-avis.

10 décembre 2004 / APPROBATION DU PLAN DE QUARTIER
Avis
d'approbation du Plan de Quartier par le Service d'Aménagement du
Territoire du Canton de Vaud.

Décembre 2004 à septembre 2005 /
CONSULTATIONS PUBLIQUES : ASSOCIATIONS
Concertation continue, sur les
termes du Plan de Quartier, auprès d’associations accréditées.

Octobre / novembre 2005 / MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE : CITOYENS

Mise à l’enquête publique du Plan de Quartier auprès des citoyens de
la commune.

Année 2006 - 2007 / CONCERTATIONS ET PERMIS

Approbation du Plan de Quartier par toutes les autorités publiques.

Mise en place des conditions de réalisation d’ensemble du projet.

Réception des oppositions manifestées et élaboration des bases d’un
projet consensuel.

Mars 2007 / OPPOSITION AU PLAN DE QUARTIER

Retrait des oppositions et recours des associations.
Maintien d'un
recours individuel / privé (un résident voisin du site du futur musée).

Été 2007 / AUDIENCES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le tribunal
administratif du Canton de Vaud entend les représentations des parties
relatives à l’opposition d’un voisin.

Décembre 2007 / DÉCISION DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE VAUD
Concernant le recours d’un
voisin à l’encontre du projet muséographique, le tribunal administratif
(TA) n’admet que très partiellement le recours. L’octroi du permis de
construire est subordonné à la mise en place d’une signalisation routière
limitant la vitesse des véhicules à 50 km/h sur le tronçon de la route de
Fenil menant au futur musée. La commune de Corsier-sur-Vevey confirme
qu’elle réglementera la signalisation en conséquence, répondant au vœu du
Tribunal administratif.

20 décembre 2007 / ACHAT DU MANOIR DE BAN

Des partenaires privés désireux de soutenir le projet muséographique
signent une offre d’achat du Manoir de Ban (conditionnelle à l’acceptation
de la Commission foncière / Lex Kohler) aux fins d’en faire un musée.

LES PROCHAINES ÉTAPES / 2008 -
2010

Printemps 2008 / PERMIS DE CONSTRUCTION ET
ACTUALISATION DES ÉTUDES
Réalisation des concepts architecturaux et
paysagers en vue de l’obtention des permis de construire.

Actualisation des études de faisabilité et de marché.
Mise à jour
du concept muséographique, des schémas d’implantation et de circulation,
et actualisation des ambiances scénographiques et multimédias
caractéristiques de l’ensemble du parcours de visite.

Été
2008 / MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE DES PERMIS DE CONSTRUIRE
Dépôt du
dossier de mise à l'enquête des bâtiments en cours de réalisation.

L'enquête des bâtiments est prévue pour l'été 2008.

Automne
2008 / STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Mise en place de la structure
organisationnelle aux fins de réalisation des travaux devant mener à
l’ouverture du musée.
Début projeté des travaux d’aménagement du site
: architecture, infrastructures, aspects paysagers, réalisations
muséographiques et multimédias.

Année 2009 / AMÉNAGEMENTS :
ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE
Chantier relatif à la rénovation des
bâtiments existants, à la construction de nouveaux bâtiments dédiés aux
expositions, à l’aménagement paysager et aux parkings. Devis de
réalisation et production des composantes scénographiques et multimédias.

Mise en place de la structure organisationnelle d’exploitation du
futur musée : embauches, contrats d’exploitation, marketing pré-ouverture
et conditions d’exploitation du futur site.

Printemps 2010 /
OUVERTURE AU PUBLIC
Ouverture projetée de l’Espace Musée Charlie
Chaplin.

Accueil
> Espace Musée
> Historique